Вокруг микрорайона «Снеговая Падь» не прекращаются судебные споры | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

Вокруг микрорайона «Снеговая Падь» не прекращаются судебные споры
  Дата:
  01.10.2013

  Министерству обороны Российской Федерации не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения суда первой инстанции, который отказал ему во взыскании с ООО «ВЛАДСТРОЙКОМПЛЕКС» более чем 138 миллионов рублей.

  В арбитражный суд поступил иск Министерства обороны Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «ВЛАДСТРОЙКОМПЛЕКС» о взыскании 138 024 236,80 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту на строительство 15-этажного жилого дома в микрорайоне «Снеговая Падь». В соответствии с контрактом, ориентировочная стоимость работ по объекту составила 302 022 400 рублей, а срок окончания выполнения работ – 30 апреля 2011 года. По мнению истца, ООО «ВЛАДСТРОЙКОМПЛЕКС» при выполнении работ по указанному контракту допустило просрочку исполнения отдельных этапов работ и конечного срока сдачи объекта. В связи с этим, Министерством обороны Российской Федерации была начислена неустойка в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения работ. Суд установил, что у ответчика отсутствовала возможность начать работу в соответствии с условиями контракта, так как истцом не были предоставлены необходимые документы, в том числе: разрешение на строительство объекта, проектное решение по устройству охранно-пожарной системы, а также устройству ливневой канализации.

  Решением от 15 июля 2013 года Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку допущенные истцом нарушения своих обязательств по контракту привели к выполнению работ позже установленного контрактом срока. Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения данное решение в судебном заседании 1 октября 2013 года.