Строители отстояли 71 миллион рублей | Пятый арбитражный апелляционный суд

## Пятый Арбитражный апелляционный суд

- Контакты
- Президиум
- Статистика по системе арбитражных судов
- Жалобы на действия судей
- Вакансии
- Электронный страж
- Калькулятор суммы задолженности
- Правовые основы
- Калькулятор государственной пошлины
- Обратная связь
- Карта сайта
- Обращения граждан и юридических лиц
- Мобильная версия сайта

О суде
  - История суда
  - Структура суда
  - Наши судьи
  - Наши сотрудники
  - Судьи в почетной отставке
  - Пропускной режим в здании суда
  - Правила поведения в здании суда
  - Статистика по системе арбитражных судов
  - Новости
  - Кадровое обеспечение
  - Режим работы и контактная информация
  - Пресс-служба
  - План работы суда
  - Отчеты о работе суда
  - Противодействие коррупции
  - Обращения граждан и юридических лиц
  - Порядок организации личного приема граждан и представителей организаций
  - Президиум ВАС On-line
  - Государственные закупки
  - Арбитражная система РФ
  - Обратная связь
  - Полезные ссылки
  - Опрос посетителей суда
  - Стол находок

Новости суда
  - 31.07.2014

    ## Апелляционный суд подтвердил правомерность взыскания неустойки с ЗАО «Находка Марин Партнерс»

  - 30.07.2014

    ## Информация о результатах конкурса, объявленного 20 июня 2014 года

  - 25.07.2014

    ## Судьи Пятого арбитражного апелляционного суда приняли участие в совещании, посвященном обсуждению вопросов, возникающих при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)

  - 23.07.2014

    ## Апелляционный суд разрешил строительство торгового центра во Владивостоке

  - 21.07.2014

    ## 21 июля состоялось торжественное принятие присяги Мокроусовой Ларисой Адольфовной - новым судьей Пятого арбитражного апелляционного суда

Строители отстояли 71 миллион рублей
  Дата:
  15.07.2013

  Департаменту дорожного хозяйства Приморского края не удалось добиться в Пятом арбитражном апелляционном суде отмены решения суда первой инстанции, которым отказано во взыскании с ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» более 71 миллиона рублей.

  По результатам открытого аукциона 10 ноября 2009 года между Департаментом дорожного хозяйства Приморского края и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» был заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка» с разработкой рабочей документации. Календарным графиком на 2012 год сторонами согласован объем работ, подлежащих выполнению в 1-м полугодии 2012 года, стоимость которых составила 1 971 584 794 рублей. Полагая, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения строительных работ, а также необоснованно не возвращены денежные средства, полученные от реализации временных зданий, Департамент дорожного хозяйства Приморского края обратился в арбитражный суд с иском к ЗАО «ТМК» о взыскании 71 621 037,97 рублей, в том числе 9 990 473,97 рублей штрафных санкций и 61 630 564 рублей денежных средств, подлежащих возврату.

  Решением от 23 апреля 2013 года Арбитражный суд Приморского края отказал в удовлетворении иска в силу следующего. Из материалов дела суд первой инстанции установил, что нарушение сроков возведения объекта возникло по вине заказчика, при принятии ответчиков всех возможных мер во исполнение условий контракта, в связи с чем, требование о взыскании 9 990 473, 97 рублей неустойки признано судом необоснованным. В удовлетворении требования истца о взыскании возвратных сумм в размере 61 630 564 рублей также отказано, поскольку государственным контрактом не предусмотрен порядок реализации имущества, находящегося в собственности Приморского края, кроме того, подрядчику не были предоставлены полномочия на совершение юридически значимых действий по его реализации.

  Пятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев в судебном заседании 15 июля 2013 года жалобу Департамента, не нашел оснований для отмены обжалуемого решения и оставил его в силе.